اتمام عملیات ساخت بندر صیادی بندر عباس در سال 98

مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران از اتمام عملیات ساخت بندر صیادی بندر عباس در سال جاری به عنوان یکی از 9 پروژه احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران خبر داد.

کد خبر: ۸۳۸۳۸

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸

سید مصطفی بهشتیان در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: پروژه ساخت بندر صیادی بندرعباس شامال ساخت اسکله شناور قایق ها، برای تخلیه صید نیز احداث پارک شناور قایق ها به طول 500 متر مربع است.

مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران ادامه داد: همچنین ایجاد روشنایی روی موج شکن ها به طول 1600 متر شامل نصب تیرهای چراغ برق روشنایی روی موج شکن های اصلی و فرعی است.

وی همچنین آسفالت محوطه محدوده قایق ها به طول 3000 متر مربع را از دیگر برنامه های احداث بندر صیادی بندر عباس عنوان کرد.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران، بیان داشت: تکمیل احداث موج شکن ها، تکمیل احداث اسکله تخلیه صید و تکمیل صد در صدی لایروبی را از جمله اقداماتی دانست که طی سال 96 در پروژه احداث بندر صیادی بندر عباس انجام شده است.

وی در ادامه گفته های خود یادآور شد: تکمیل کارهای باقی مانده جدول کشتی و پیاده روها، تکمیل تاسیسات جایگاه سوخت رسانی و سردرب ورودی و تکمیل سرویس های بهداشتی عمومی و اتاق نگهبانی نیز هم اکنون در حال انجام است.

مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران، بیان داشت: برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات ساخت و نصب اسکله های شناور و پارکینگ قایق ها، تامین روشنایی روی موج شکن ها و نیز آسفالت محوطه مورد استفاده قایق ها از دیگر اقداماتی که هم اکنون به منظور اتمام عملیات ساخت بندر صیادی بندر عباس در حال انجام است.

به گفته وی، ساخت موج شکن های اصلی و فرعی به طول 1600 متر، اسکله بتن و سایبان به طول 250 متر، لایروبی به حجم 280 هزار متر مکعب، ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی به طول 450 متر مربع و نیز محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی به وسعت 10 هزار مترمربع از دیگر ویژگی های بندر صیادی بندر عباس محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه پروژه ساخت بندر صیادی بندر عباس جز یکی از 9 پروژه احداث بنادر صیادی محسوب می شود، اذعان داشت: پروژه احداث بندر صیادی بندر عباس بیش از 90 درصد با پیشرفت فیزیکی همراه است که انتظار می رود امسال شاهد اتمام کامل این پروژه صیادی باشیم.

بهشتیان در ادامه گفته های خود اظهار داشت: به منظور ادامه پروژه های احداث، ساماندهی و بهسازی بنادر صیادی بر اساس قانون بودجه کل کشور در سال 97 ، 300 میلیارد ریال اعتبار به این پروژه ها تخصیص یافته بود که این میزان اعتبار تا پایان تیرماه 98 باید مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیلات ایران از مجموع اعتبارات تخصیص یافته 30 درصد به طرح های بهسازی، 30 درصد به طرح های ساماندهی و مابقی به طرح های احداث اختصاص یافته است.

این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران خاطرنشان ساخت: سال 96 نیز 300 میلیارد ریال اعتبار جهت پیشبرد پروژه های احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی اختصاص یافته بود.