طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي:

برداشت گاز از دومين سكوي فاز 14 پارس جنوبي آغاز شد

مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي گفت: همزمان با اتمام عمليات راه‌اندازي سكوي اقماري 14C در خليج فارس، برداشت گاز ترش از موقعيت مخزني دومين سكوي گازي فاز 14 پارس جنوبي آغاز شد.

کد خبر: ۸۲۲۴۸

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، حميدرضا مسعودی با اعلام انجام موفقيت‌آميز عمليات راه‌اندازي دومين سكوي دريايي فاز 14، ظرفيت برداشت گاز از عرشه 14C را 500 ميليون فوت مكعب (14.1 ميليون مترمكعب) گاز ترش غني در روز عنوان كرد واظهار داشت: همانطور كه پيشتر وعده داده شده بود، با بهره‌برداري از دومين سكوي گازي طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي، در سال جاري مجموع ظرفيت برداشت گاز از بخش فراساحلي اين فاز به يك ميليارد فوت مكعب معادل 28.2 ميليون مترمكعب در روز افزايش يافته و مرحله نخست توسعه بخش فراساحل فاز 14 به طور كامل وارد چرخه توليد مي‌شود.

وی با اشاره به اتمام عمليات لوله‌گذاري خط 18 اينچي زيردريايي انتقال گاز ترش و خط 4.5 اينچي تزريق گلايكول از سكوي اقماري 14C به سكوي اصلي 14A عنوان كرد: گاز ترش استحصال شده از اين سكو پس از انتقال با گاز توليدي سكوي اصلي 14A به پالايشگاه‌هاي محدوده صنعتي پارس دو در منطقه كنگان ارسال شده و پس از فرآيندهاي پالايشي به شبكه سراسري تزريق مي‌شود.

مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي با اشاره به احجام و فعالیت های انجام شده در ساخت عرشه 2300 تني 14C و با يادآوري اينكه دومين عرشه دريايي فاز 14 با بيشترين ميزان پيشرفت ساخت (96 درصد) در يارد صنعتي شركت صدرا ساخته و به موقعيت خود در خليج فارس منتقل شد، افزود: انجام تكنيك‌هاي خلاقانه و پيشرفت بالاي ساخت سكوي اقماري 14C زمان عمليات نصب، پيش‌راه‌اندازي و راه‌اندازي در دريا را به حداقل رساند.
مجري طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي سكوي 14C را نخستين سازه دريايي در طول ساخت عرشه‌هاي فراساحلي پارس‌جنوبي عنوان كرد كه با كسب پيشرفت ساخت ماهانه 3.5 درصدي، ركورد بي‌نظيري را از زمان آغاز توسعه اين ميدان مشترك گازي با كشور قطر به جاي گذاشته است.

مسعودي با بيان اينكه سكوي اقماري 14C همچنين موفق به كسب ركورد سريع‌ترين زمان هوک آپ در كمتر از 15 روز شده است به ميانگين بازه زماني 45 روزه هوک آپ عرشه‌هاي دريايي پارس جنوبي در گذشته اشاره كرد و گفت: با تلاش بي‌وقفه تيم كارفرما و شرکت صدرا و با اجراي تكنيك‌هاي نوين ليزر اسكن كه پيش از اين در يارد صنعتي بندرعباس انجام شده بود، اين زمان به كمتر از يك‌سوم كاهش يافت و موفق شديم به كسب ركورد قابل تأملي در حوزه پارس جنوبي و حتي در صنعت فراساحل ايران و دنيا دست يابيم.

وي برنامه‌ريزي دقيق و مستمر براي حضور ناوگان شناورهاي مربوط به حمل و استقرار بيش از 300 نفر از پيمانكاران ، ارسال كالاها و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي انجام عمليات در بخش فراساحلي اين طرح را از ديگر عوامل تسريع در زمان نصب، پيش‌راه‌اندازي و راه‌اندازي اين سكو عنوان و خاطرنشان كرد: با ورود دومين سکوی گازي فاز 14 پارس جنوبي به چرخه تولید، نيمي از اهداف توسعه اين طرح بزرگ ملي در بخش فراساحل محقق شد.