بهره برداری سه مرحله ای از فاز سه بندر شهیدرجایی

مدیر اجرایی پروژه فاز سه بندر شهیدرجایی گفت: به منظور تسریع در فرآیند بهره برداری، اجرای مرحله دوم پروژه فاز سه بندر شهید رجایی طی سه مرحله زمانی در دستور کار قرار می گیرد.

کد خبر: ۸۱۴۹۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۶

به گزارش مانا، علی میرزا عسگری درباره آخرین وضعیت مرحله دوم پروژه فاز سه  بندر شهید رجایی، اظهار کرد: این مرحله از پروژه فاز سه که به عنوان مرحله دوم مدنظر قرار گرفته به عنوان آخرین فاز توسعه ای تعریف شده برای بندر شهیدرجایی است که با ایجاد آن شاهد پهلوگیری بزرگترین کشتی های کانتینری دنیا خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ظرفیت کانتینری بندرشهید رجایی با تکمیل این مرحله از پروژه  ۲.۱ میلیون TEU افزایش می یابد از افزایش ظرفیت نهایی بندر شهید رجایی و از ۶ به هشت میلیون TEU خبر داد.
مدیر اجرایی پروژه فاز سه بندر شهیدرجایی با اشاره به اینکه در مرحله دوم پروژه فاز سه  بندر شهید رجایی مطالعات مانور شناور طرح (شناور با ظرفیتTEU  ۱۸۴۰۰) با همکاری یک موسسه معتبر بین المللی مدل سازی شده است، گفت: علاوه بر این برای اولین بار پایش سلامت سازه با نصب ابزار دقیق در سازه اسکله طراحی و اجرا می شود.
میرزا عسگری، در این باره افزود: در این فاز با احداث دیواره جدا کننده بین محوطه های بندری-گمرکی و محوطه عملیات اجرایی از تداخل فعالیت های گمرکی، بندری و عملیات اجرای پروژه جلوگیری به عمل آمده است.
وی همچنین در خصوص ابعاد پروژه مرحله دوم پروژه فاز سه  بندر شهید رجایی، خاطرنشان کرد: این مرحله از پروژه دارای ۱۴۰۰ متر طول اسکله از نوع دیواره دیافراگمی است و شامل چهار میلیون مترمکعب لایروبی می شود همچنین ۱۱۳ هکتار محوطه سازی و احداث ساختمان های پشتیبانی صورت گرفته و دارای ۱۱۰۰ متر دیواره حفاظت ساحلی است.
این مقام مسئول در بندر شهیدرجایی با اشاره به اینکه مبلغ قرارداد این مرحله از پروژه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است که اجرای آن از ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری کلید خورده و قرارداد آن ۳۶ ماهه است، عنوان کرد: با توجه به اینکه سایر بنادر منطقه ای در حال ارتقای جایگاه خود هستند، بنابراین تکمیل پروژه طرح توسعه ای بندر شهیدرجایی موجب حفظ و ارتقای جایگاه این بندر نسبت به سایر بنادر منطقه ای می شود.
میرزا عسگری با بیان اینکه مرحله دوم پروژه فاز سه بندر شهیدرجایی طی سه مرحله زمانی به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: به منظور تسریع بهره برداری از مرحله دوم پروژه فاز سه، قرار بر این شد تا در سه مرحله زمانی پروژه یاد شده انجام شود.
وی ادامه داد: در مرحله اول که موعد زمانی ۲۲ ماهه برای آن تعیین شده است ۸۰۰ متر طول اسکله و پسکرانه متناظر با آن به بهره برداری می رسد، پس از آن و در ۲۸ ماه اجرای پروژه مرحله دوم که شامل ۶۰۰ متر طول اسکله و پسکرانه متناظر با آن است بهره برداری خواهد شد.
به گفته عسگری در گام آخر که موعد اتمام پروژه است پس از گذشت ۳۶ ماه از آغاز کار، ۷۲ هکتار محوطه ترمینال کانتینری تحویل داده خواهد شد.
مدیر اجرایی پروژه فاز ۳ بندر شهیدرجایی درباره عملیات مرحله دوم این فاز از بندر شهید رجایی، افزود: مطالعات ژئوتکنیک پروژه در حال انجام است و عملیات خاکبرداری برای رسیدن به تراز اسکله در حجم ۲۲۰ هزار متر مکعبی انجام شده است. علاوه بر این طراحی سازه اسکله در حال عملیاتی شدن است و تجهیزات تراکم دینامیکی وارد کارگاه شده و عملیات تجهیزکارگاه نیز در حال انجام شد.