نخستین سکوی فاز 14 پارس جنوبی در خلیج فارس نصب شد

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: سکو فاز 14 پارس جنوبی که از سوی شناور نصاب 'اوشنیک 5000' در آبهای خلیج فارس نصب شده قادر است روزانه 500 میلیون فوت مکعب برداشت کند.

کد خبر: ۷۸۳۰۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، حمیدرضا مسعودی ظهرامروز در جمع خبرنگاران در کنگان ویژگی‌های فاز 14 پارس جنوبی را برشمرد و  تولید روزانه 56.6 میلیون متر مکعب گاز غنی را از اهداف اجرای این فاز گازی دانست و اظهار داشت: فاز14 پارس جنوبی همچنین قادر است روزانه 75 هزار بشکه میعانات گازی، سالانه 1.05 میلیون تن گاز مایع پروپان، بوتان، یک‌میلیون تن اتان و روزانه 400 تن گوگرد تولید کند.

وی از نصب نخستین سکوی فاز 14 پارس جنوبی خبرداد و افزود: نخستین سکوی دریایی طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی امروز با شناور نصاب 'اوشنیک 5000' در آبهای خلیج فارس با موفقیت نصب شد.

مجری فاز14 پارس جنوبی وزن سکوی اصلی A فاز 14 پارس جنوبی را دوهزارو500 تن دانست و بیان کرد: این سکو قادراست روزانه 500 میلیون فوت مکعب (معادل 14.1 میلیون مترمکعب) گاز ترش را از بلوک فاز 14 پارس جنوبی برداشت کند.

مسعودی افزود: گاز ترش سکویA فاز14 پارس جنوبی پس ازانجام عملیات اتصال بخش‌های مختلف سازه، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی، توسط خط لوله 32 اینچی که پیشتر عملیات نصب آن در بستر خلیج‌فارس انجام شده است به پالایشگاه و تاسیسات خشکی منطقه پارس2 (در شهرستان کنگان) منتقل می‌شود.

وی اضافه کرد: از11حلقه چاه سکویA فاز14 پارس جنوبی، هشت حلقه پس ازعملیات کامل نصب و راه اندازی سکو، در مدارتولید قرار خواهند گرفت.

مجری طرح توسعه فاز14 پارس جنوبی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده امید است عملیات راه‌اندازی این سکو تا پایان بهمن ماه امسال به طور کامل انجام شود و گاز ترش این سکو به تاسیسات خشکی در منطقه پارس کنگان منتقل شود.

مسعودی با بیان اینکه دکل حفاری که روی موقعیت A فاز14 پارس جنوبی درحال فعالیت بود هم اکنون محل خود را ترک کرده است، بیان کرد: این دکل به موقعیت C اقماری این طرح منتقل شده است تا کارهای باقیمانده عملیات حفاری و آماده‌سازی چاه‌های این موقعیت را به پایان برساند.

وی درباره آخرین وضعیت روند توسعه فاز14 پارس جنوبی نیز گفت: بخش حفاری، خطوط لوله، ساخت سکوها، ساخت پالایشگاه و تاسیسات خشکی این طرح به ترتیب از پیشرفت 74، 88، 91 و 75 درصدی برخوردار است.

مجری طرح توسعه فاز14 پارس جنوبی ادامه داد:عملیات لوله‌گذاری خطوط لوله زیردریایی این طرح شامل 230 کیلومتر خطوط لوله 32 اینچ، خطوط 4.5 اینچی تزریق گلایکول و خطوط درون میدانی که سکوهای فرعی و اصلی را به یکدیگر متصل می‌کنند، به طور کامل به انجام رسیده است.

وی با اشاره به پایان عملیات حفاری 22 حلقه چاه گازفاز14 پارس جنوبی خاطر نشان کرد: فاز14 پارس جنوبی شامل 44 حلقه چاه  است که 22 حلقه آن به‌طور کامل به پایان رسیده وعملیات حفاری 22 حلقه چاه دیگر که در اختیار شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران است تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد.