مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی:

دو سکوی دریایی تا اسفندماه آماده نصب می شوند

مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی از آمادگی نصب دو سکوی دریایی این فازها تا اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: سکوی 22A و 24A اسفند ماه امسال از یارد صدرا به موقعیت دریایی خود در پارس جنوبی حمل و نصب می شوند.

کد خبر: ۷۷۹۹۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۴

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، فرهاد ایزدجو در جمع خبرنگاران  با اشاره به اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در منطقه پارس جنوبی اظهار داشت: تمام طراحی، نصب تجهیزات، تولید و انتقال گاز بدست توانای متخصصان داخلی وزارت نفت عملیاتی می‌شود.

وی از نصب سکوی 22A و 24A اسفند ماه سال جاری در میدان گازی پارس جنوبی خبرداد و افزود: براساس برنامه زمانبندی تا اواخر اسفندماه سال جاری یک ردیف شیرین سازی از طرح توسعه فازهای سه گانه 22،23،24 پارس جنوبی با استفاده از گاز ترش فازهای 6 و 7 و 8 وارد مدار تولید و به شبکه سراسری گاز تزریق شود.
مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی از پیشرفت 91 درصدی عملیات احداث پالایشگاه فاز 22، 23 و 24 پارس جنوبی خبر داد و تصریح کرد: ردیف های بعدی شیرین سازی گاز ترش این فاز به ترتیب در اردیبهشت، تیر و مرداد ماه سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد.
فرهاد ایزدجو با اشاره به بازدید مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از روند پیشرفت طرح توسعه فاز 22، 23 و 24 پارس جنوبی گفت: در این بازدید با ارائه گزارش کاملی از روند پیشرفت عملیات راه اندازی اولیه پالایشگاه فاز 22، 23 و 24 با استفاده از گاز ترش پالایشگاه 6 و هفت و هشت، واحدهای 100، 103 و 111 واحدهای یوتیلیتی و ردیف شیرین سازی 101، 104 و 105 از سوی مدیرعامل شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
مجری طرح توسعه فاز 22، 23 و 24 پارس جنوبی تزریق منابع مالی را سبب تسریع کار و رفع مشکلات پیش روی طرح عنوان و ابراز امیدواری کرد تا اواخر دی ماه سال جاری مشکلات مالی اندک این طرح رفع شود و با تزریق منابع مالی روند پرداخت مطالبات کارگری از سوی پیمانکاران تا قبل از پایان سال جاری به انجام برسد.