مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی:

22 حلقه چاه گاز به طور کامل حفاری شد

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: از تعداد 44 حلقه چاه این طرح، عملیات حفاری 22 حلقه چاه این فاز به طور کامل به اتمام رسیده است.

کد خبر: ۷۷۹۶۹

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، حمیدرضا مسعودی در نشست با خبرنگاران در کنگان با اشاره به اینکه قرارداد طرح توسعه فاز14 پارس جنوبی 25 خردادماه سال89 در کنار چهار طرح دیگر به کنسرسیومی متشکل از هشت پیمانکار واگذار شد، اظهار داشت: فاز 14 پارس جنوبی دارای پیشرفت 77 درصدی است و پیش بینی می‌شود تا ابتدای سال 98 به بهره برداری کامل برسد.

وی از بارگیری دو سکوی قبلی این فاز به منظور نصب در فازهای 17 و 18 یاد کرد و گفت: سکوی 14A و 14B مجددا ساخته شده که امروز شاهد بارگیری نخستین سکوی طرح توسعه فاز 14 هستیم.

مسعودی ازعملیات نصب این سکو تا 10روز آینده خبر داد و درباره برنامه زمانبندی راه اندازی آن گفت: این سکو تا 22 بهمن ماه به بهره برداری خواهد رسید تا ظرفیت برداشت 2.14 میلیون مترمکعب گاز غنی از طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی محقق شود.

مجری طرح توسعه فاز 14 مبلغ قرارداد این طرح را پنج میلیارد و 250 میلیون دلار اعلام کرد که پیش بینی می شود برای تکمیل 700 تا 800 میلیون دلار نیاز به تزریق منابع مالی داشته باشد.

وی با اشاره به پایان عملیات تکمیلی حفاری هشت حلقه چاه در موقعیت سکوی 14A این طرح گفت: در مجموع از تعداد 44 حلقه چاه فاز 14 پارس جنوبی، عملیات حفاری 22 حلقه چاه این فاز به طور کامل به اتمام رسیده است و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده عملیات حفاری 11 حلقه چاه دیگر به پایان برسد.

مسعودی از طرح توسعه فاز14 به عنوان یکی از ایرانی ترین فازهای پارس جنوبی یاد کرد و گفت: همکاری و تعامل بسیار خوبی در حوزه پیمانکاران درون کنسرسیوم با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و پیمانکاران بیرونی این طرح شکل گرفت که نشانگر بلوغ و تعالی پیمانکاران و سازندگان داخلی کشور است.

مسعودی همچنین از انجام 10 میلیون نفر ساعت کار ایمن و بدون حادثه در عملیات ساخت عرشه 14A خبر داد که اجرای آن به طور کامل از سوی مهندسان ایرانی انجام گرفته است.

به گفته مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی عملیات بارگیری دومین سکوی دریایی این طرح (14C) اسفندماه سال جاری از یارد صدرا انجام خواهد شد که بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا نیمه ابتدایی سال آینده برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز غنی از طرح توسعه این فاز محقق خواهد شد.