مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی:

لوله گذاری دریایی فاز 14 پارس جنوبی پایان می‌یابد

مجری طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی گفت: لوله گذاری دریایی بخش فراساحل فاز 14 پارس جنوبی جمعاً به طول 227 کیلومتر تا اواسط مهرماه امسال پایان می‌یابد.

کد خبر: ۷۶۳۱۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۳

به گزاش خبرنگار مانا، حمیدرضا مسعودی با اشاره به پایان عملیات لوله گذاری خط  نخست دریایی فاز 14 پارس جنوبی به قطر 32 اینچ برای انتقال گازترش و 4.5 اینچ MEG دریایی این طرح به طول 103 کیلومتر در مردادماه امسال، گفت: پیشرفت عملیات لوله گذاری خط دوم 32 اینچ انتقال گاز ترش و 4.5 اینچ MEG به 88 کیلومتر رسیده و در نیمه نخست مهرماه امسال به پایان می رسد.
به گفته وی اتصال سکوهای اقماری (14C و 14D ) به سکوهای اصلی (14A و 14B ) این طرح از طریق دو خط لوله 18 اینچ میانی جمعا به طول 16 کیلومتر،اواسط تیرماه امسال و در مدت کمتراز 20 روز به پایان رسیده است.
مسعودی افزود: به این ترتیب با اتمام خط لوله دوم فاز 14 پارس جنوبی، لوله گذاری تمامی خطوط لوله بخش فراساحل این طرح جمعاً به طول 227 کیلومتر تا اواسط مهرماه امسال به پایان می رسد.
مجری فاز 14 پارس جنوبی از اتمام عملیات حفاری 22 حلقه چاه سکوهای 14A و 14C خبر داد و اعلام کرد: عملیات تکمیلی حفاری چاه های سکوی 14A که هم اکنون در دست اجرا است، گام مهمی در امکان تولید از موقعیت فاز 14 در میدان مشترک و نصب عرشه و عملیات راه اندازی این سکو خواهد بود.
مسعودی افزود: برای انجام این عملیات، لوله های CRA مورد نیاز تامین شده و پیمانکار مربوطه کارهای تکمیلی 11 حلقه چاه سکوی14A را آغاز کرده است.
او به عملیات تکمیلی سکوی 14C اشاره و عنوان کرد: با تامین لوله های CRA سکوی 14C، دکل حفاری در موقعیت چاه های این سکو مستقر شده و عملیات تکمیلی در این موقعیت نیز آغاز می شود.
مسعودی درباره عملیات تکمیلی خط لوله نخست طرح توسعه فاز 14 اظهار کرد: عملیات اتصال خط لوله به جکت سکو،FREE SPAN ، هایدروتست و آماده سازی بهره برداری از این خط طبق برنامه زمانبندی انجام می شود.