پیشرفت 35 درصدی طرح لوله‌گذاری دریایی فاز 13

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفت: برای سکوی B فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی صد کیلومتر لوله‌گذاری انجام خواهد شد که تاکنون 35 درصد پیشرفت دارد.

کد خبر: ۷۵۲۱۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، ابوالقاسم رحمانی با اشاره به پروژه‌های دریایی در پارس جنوبی اظهار داشت: برای سکوی B فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی صد کیلومتر لوله‌گذاری انجام خواهد شد که از آغاز اجرای این طرح از اواسط خرداد تاکنون 39 کیلومتر لوله‌گذاری کرده‌ایم.
رحمانی با اشاره به 32اینچ بودن لوله‌ها، افزود: این طرح 75 روزه است و شناور "اوشنیک پنج هزارِ" این شرکت که تا پیش از این در نصب سکوها کاربرد داشت، با پایان عملیات نصب سکوهای تحت قرارداد این شرکت و با تغییر کاربری، روزانه دوکیلومتر لوله‌گذاری را اجرا می‌کند، هر چند قابلیت دو برابر شدن این میزان یعنی تا روزانه چهار کیلومتر لوله‌گذاری را دارد
وی با بیان این‌که امسال شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی 500 کیلومتر لوله‌گذاری دریایی خواهد داشت، بیان کرد: اجرای خط لوله انتقال به خشکی سکوهای A و B فاز 14 پارس جنوبی با 210 کیلومتر، اجرای خط لوله انتقال به خشکی سکوهای و فاز 13پارس جنوبی با 200 کیلومتر، اجرای خط لوله‌ فاز 23 با 90 کیلومتر، اجرای خط لوله درون‌میدانی فاز 14 با 15 کیلومتر و اجرای خط لوله‌ درون‌میدانی فاز 22 با پنج کیلومتر، عملیات‌هایی است که شرکت ما قرار دارد
رحمانی ادامه داد: با گذشت چهار ماه از سال 180 کیلومتر از 500 کیلومتر یعنی نزدیک به 30 درصد تعهدات‌مان را انجام داده‌ایم و از برنامه‌ زمان‌بندی شده جلو هستیم
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران همچنین از حفر چاه‌های سکوهای B و D فاز 14پارس جنوبی خبر داد و گفت: برای هر سکو 11حلقه چاه حفر خواهیم کرد که بخش اصلی این حفاری تا پایان آذر امسال به پایان خواهد رسید.