اتصال پالایشگاه فاز22 تا 24 پارس جنوبی به شبکه انتقال گاز

مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی گفت: در ادامه راه اندازی واحدهای جانبی و فرایندی بخش خشکی طرح توسعه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی، عملیات اتصال خط خروجی پالایشگاه این طرح به شبکه سراسری انتقال گاز، تکمیل شد.

کد خبر: ۷۴۹۷۷

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، فرهاد ایزدجو با اشاره به راه اندازی واحد هوای ابزار دقیق و بویلرهای بخش یوتیلیی ، اعلام کرد: سایر سرویس های پشتیبانی پالایشگاه ، تا شهریورماه امسال به طور کامل راه اندازی می شوند.
ایزدجو پیشرفت پالایشگاه فازهای 22تا 24 پارس جنوبی را 89 درصد اعلام کرد و درباره زمان اولین مرحله بهره برداری از این فازها گفت: در صورت تخصیص گاز ترش از فازهای 6 ،7 و 8 ، مطابق برنامه زمانبندی امکان عملیات شیرین سازی گاز در ردیف اول شیرین سازی پالایشگاه این فازها ، از آذر ماه امسال فراهم خواهد شد.
مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی بیان کرد: اتصال پالایشگاه فازهای 22 تا 24 به خط گاز ترش (آیگت 5) انجام شده و عملیات تکمیلی اتصال این خط هم تا اواخرمردادماه، به پایان می رسد.
ایزدجو همچنین از تکمیل خط خروجی اتصال پالایشگاه این فازها به شبکه سراسری انتقال گاز خبر داد و گفت: تا پیش از دریافت گاز از حوزه مخزنی این فاز، امکان عملیات شیرین سازی و تزریق به خط سراسری با دریافت گاز ترش از آیگت 5، محقق خواهد شد.
پیش از این مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی از تکمیل عملیات حفاری در موقعیت سه سکو از مجموع چهار سکوی این فازها خبرداده و گفته بود: با دریافت لوله های CRA از شرکت ملی نفت ایران تا مهرماه امسال، عملیات نصب این لوله ها در هر چهار سکو آغاز شده و پس از آن عملیات تکمیلی چاه ها در مدت شش ماه پایانی سال انجام می شود.
وی با اشاره به فعال شدن تمامی نواحی پالاشگاه و حضور پیمانکاران در مسیرهای راه اندازی اولیه(FTP) اظهار کرد: در حال حاضر حدود 7000 نیروی کار در این فاز ها مشغول به کارهستند که نسبت به سال گذشته 2000 نفر افزایش یافته است.