سکوی فاز 21 پارس جنوبی مهرماه به دریا حمل می‌شود

سرپرست طرح توسعه فازهای 20 و 21 گفت: سکوی فاز 21 پارس جنوبی مهرماه به موقعیت خود به دریا حمل می‌شود که پس از نصب در محل، عملیات پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی آن آغاز می‌شود.

کد خبر: ۵۵۴۱۴

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۵

به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، علیرضا عبادی با اشاره به اولویت فازهای 20 و 21 پارس جنوبی برای وزارت نفت، از پیشرفت 78 درصدی و بهره‌برداری از فاز 21 در زمستان امسال خبر داد.

وی، با تشریح فعالیتهای در حال انجام برای بخشهای حفاری، سکوهای دریایی، لوله‌گذاری دریایی و پالایشگاه خشکی فازهای 20 و 21، گفت: طرح توسعه فازهای 20 و 21 تا آبان ماه سال 1395 به بهره برداری کامل می‌رسد.

سرپرست طرح توسعه فازهای 20 و 21 ،به فعالیتهای حفاری این فازها پرداخت و افزود: حفاری در موقعیت فازهای 20 و 21 در حال انجام است و با توجه به اولویت موقعیت فاز 21، عملیات تکمیلی برای2 حلقه از 11 چاه پیگیری می‌شود.

عبادی با بیان اینکه عملیات تکمیلی چاه اول از 11 چاه فاز 20 پارس جنوبی درحال انجام است بیان کرد: مطابق برنامه مقرر است تا پایان مهرماه عملیات تکمیلی 7 حلقه چاه در موقعیت فاز 21 و شش حلقه در موقعیت فاز 20 پارس جنوبی به اتمام برسد.

وی، با اشاره به این‌که سکوهای دریایی فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در یارد خرمشهر توسط شرکت تاسیسات دریایی در حال ساخت هستند، اضافه کرد: در حال حاضر بخش فراساحل این طرح پیشرفت 81 درصدی داشته و مطابق برنامه قرار است سکوی فاز 21 با تکمیل عملیات ساخت در مهرماه به موقعیت خود در دریا حمل شود که پس از نصب در محل، عملیات پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی آن آغاز می‌شود.

سرپرست طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی از تکمیل لوله‌گذاری فاز 21 در 10 روز آینده خبرداد و بیان کرد: در بخش پالایشگاه خشکی ، آماده‌سازی واحدها برای تولید زودهنگام در دستور کار قراردارد و بناست در زمستان سال جاری همزمان با بهره‌برداری از سکوها و خطوط لوله، این بخش از پالایشگاه نیز به بهره‌برداری برسد.

عبادی درخصوص عملیات لوله‌گذاری فازهای 20 و 21 پارس جنوبی نیز گفت: عملیات لوله‌گذاری به طول 105 کیلومتری فاصله سکو از پالایشگاه برای خط لوله فاز 21 در حال انجام است و در حال حاضر شناور در موقعیت 85 کیلومتری از خشکی عملیات لوله گذاری فاز 21 را اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه روزانه 2 کیلومتر لوله‌گذاری از سوی شناور در بستر دریا انجام می‌شود افزود: با در نظر گرفتن میزان باقی مانده ظرف 10 روز آینده، لوله‌گذاری برای فاز 21 به اتمام می‌رسد و پس از آن، لوله‌گذاری برای فاز 20 در بستر دریا به طول 105 کیلومتر آغاز خواهد شد.

سرپرست طرح توسعه فازهای ٢٠ و ٢١ ادامه داد: در ادامه این 105 کیلومتر، شش کیلومتر لوله‌گذاری نیز در بخش خشکی باید انجام شود که مربوط به فاصله دریا تا پالایشگاه خشکی است که این عملیات برای هر دو فاز در حال انجام است.

عبادی ادامه داد: اضافه بر طراحی اولیه، فعالیتهایی برای اتصال پالایشگاه به خط لوله سراسری گاز ترش و خشک در حال انجام است که در صورت آماده نشدن سکوها در زمان مقرر و یا توقف تولید ناشی از تعمیرات آتی آنها، امکان بهره برداری از پالایشگاه خشکی میسر باشد.

طرح توسعه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی با هدف تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز شیرین برای مصارف داخلی، بازیافت سالانه یک میلیون تن گاز اتان برای مصرف در صنایع پتروشیمی، بازیافت سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع مرغوب برای صادرات، تولید روزانه 75هزار بشکه میعانات گازی گوگرد زدایی و تثبیت شده برای صادرات و بازیافت روزانه 400 تن گوگرد برای صادرات در اولویت وزارت نفت قرار دارد.

در حال حاضر 72 درصد گاز مصرفی ایران، معادل روزانه 300 میلیون مترمکعب از میدان گازی پارس جنوبی تولید می‌شود، که به دستور وزیر نفت قرار است تا پایان سال 100 میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت تولید این میدان افزوده خواهند شد؛ همچنین تا پایان سال 96 همه طرحهای توسعه فازهای پارس جنوبی تکمیل می‌شوند.